# ClaudeDo — Offene Punkte

Stand: 2026-04-30. Neu erstellt nach Code-Audit gegen `plan.md`, `improvement-plan.md` und `mailbox-proposal.md`.

Die alte Version dieses Dokuments war auf 2026-04-13 ("nach Slice F") datiert und ignorierte die seither gelandeten Slices (Planning Sessions, Prime Claude, Self-Update, Externe MCP-Tools, editierbare Status/Tags, BlockedBy-Chains). Diese Version trennt sauber zwischen **erledigt**, **teilweise**, **offen** — und listet das, was inzwischen gebaut wurde, explizit als „shipped" auf, damit es nicht verloren geht.

Legende: ✅ DONE — 🟡 PARTIAL — ⬜ OPEN — ⛔ DROPPED

---

## 0. Was seit dem 2026-04-13 dazugekommen ist

Diese Slices gab es im alten Dokument noch nicht (oder nur als Platzhalter). Sie sind **fertig im Code**, brauchen aber jeweils noch ein paar Polish-Punkte (siehe Sektion 2/3).

| Slice | Worker-Anker | UI-Anker | Status |
|---|---|---|---|
| **Planning Sessions** (Plan B+C) | `Planning/PlanningSessionManager`, `PlanningChainCoordinator`, `PlanningMcpService` | `Views/Planning/PlanningDiffView`, `ConflictResolutionView`, `UnfinishedPlanningModalView` | ✅ Code, manuelle Verifikation siehe §1.1 |
| **Prime Claude** (geplante Recurrence) | `Prime/PrimeScheduler`, `NextDueCalculator`, `PrimeRunner` | `ViewModels/Modals/PrimeClaudeTabViewModel`, `Views/Controls/ThemedDatePicker` | ✅ Code, manuelle Verifikation siehe §1.2 |
| **Self-Update System** (Gitea Releases) | — | `ClaudeDo.Releases` (`ReleaseClient`, `SelfUpdater`, `ChecksumVerifier`, `VersionComparer`), `ClaudeDo.Installer` (Pages/Steps/Core) | ✅ Code, manuelle Verifikation siehe §1.3 |
| **Externes MCP-Endpoint** (11 Tools für Drittsessions) | `External/ExternalMcpService` (`ListTaskLists`, `ListTasks`, `GetTask`, `AddTask`, `UpdateTask`, `UpdateTaskStatus`, `SetTaskTags`, `ListTags`, `DeleteTask`, `RunTaskNow`, `CancelTask`), `ExternalMcpAuthMiddleware` (X-ClaudeDo-Key) | — | ✅ Code, ohne Tests am Endpoint selbst |
| **Editierbare Status & Tags** (entkoppelt vom `agent`-Tag) | `WorkerHub.SetTaskStatus`, `SetTaskTags`, `UpdateTaskAgentSettings`; Queue-Picker filtert nicht mehr nach `agent`-Tag | `DetailsIslandViewModel`, Status-/Tag-Kontextmenü in `TasksIslandView` | ✅ Code |
| **BlockedBy-Chains** (sequenzielle Subtask-Ausführung) | `TaskStateService.BlockOn`/`UnblockAsync`, `QueuePicker` filter `BlockedByTaskId IS NULL`, `PlanningChainCoordinator.OnChildFinishedAsync` | Drittes Feld neben `Status` und `PlanningPhase` | ✅ Code, Migration `20260423154708_AddPlanningSupport` |
| **Worker-State-Konsolidierung** | `TaskStateService` ist alleiniger Owner von `Status`/`PlanningPhase`/`BlockedByTaskId`-Writes; `OverrideSlotService` ausgelagert; `QueueWaker` + `QueuePicker` getrennt | — | ✅ Code |
| **MarkdownView / Tabbed Settings / About-Modal / Prime-Status-Footer / Doppelklick-Edit** | — | `Views/MarkdownView`, `SettingsModalView` als `TabControl`, `AboutModalView`, transient Prime-Status in Footer, `DoubleTapped` an List/Task-Rows | ✅ Code |

---

## 1. Verification (vor allem anderen)

Der Großteil der Verification-Steps aus `plan.md` ist im Code abgedeckt — was fehlt ist die **manuelle Bestätigung mit explizit notiertem Pass-Kriterium**. Ohne falsifizierbare Observable produziert ein Manual-Run nur "sah ok aus".

### 1.0 Plan-Verification 1–13

| # | Item | Status | Pass-Kriterium (was muss konkret zu sehen sein) |
|---|------|---|---|
| 1 | Schema-Init | ✅ | `~/.todo-app/todo.db` + `*-wal` + `*-shm` existieren; EF-Migrationsverlauf in `__EFMigrationsHistory` enthält alle 8 Migrationen; Worker-Log: „listening on …" |
| 1a | SignalR-Endpoint | ✅ | `curl http://127.0.0.1:47821/hub` → HTTP 400 (kein Handshake) |
| 1b | Hub-Roundtrip `Ping` | 🟡 | UI-Statusbar zeigt „Connected"; `WorkerClient.PingAsync()` liefert `"pong"` (UI-Test fehlt) |
| 2 | `claude --version` Preflight | ✅ | `Worker/Lifecycle/ClaudeCliPreflight.cs` + Wiring in `Program.cs`. Kaputter `claude_bin` → `LogCritical(...) + Environment.Exit(1)`. Skip via `CLAUDEDO_SKIP_CLI_PREFLIGHT=1`. Tests: `tests/.../Lifecycle/ClaudeCliPreflightTests.cs` |
| 3 | Smoke-Spawn (`claude -p` Prompt „ping") | ⬜ | `task_runs`-Row mit `session_id NOT NULL`, `result` non-empty, `output_tokens > 0` |
| 4 | E2E Happy Path (Non-Worktree) | ⬜ | Liste „Test" anlegen → Task „Schreibe ein Haiku über Intralogistik" → `tasks.status='Done'`, `tasks.result IS NOT NULL`, Logfile unter `~/.todo-app/logs/<taskId>.ndjson`, UI-Row mit Done-Badge |
| 5 | Worktree Happy Path | ⬜ | Liste mit `working_dir` auf temp-Repo, Task mit Codeänderung → `worktrees.state='active'`, `head_commit IS NOT NULL`, `diff_stat` non-empty, Branch `claudedo/<id>` auf Disk |
| 6 | No-Changes-Run | ⬜ | Prompt der nichts ändert → `tasks.status='Done'` aber `worktrees.head_commit IS NULL`, `diff_stat IS NULL` |
| 7 | Kein Git-Repo | ⬜ | `working_dir=C:\Temp` (kein Repo) → `tasks.status='Failed'`, **keine** `worktrees`-Row, Worker-Log enthält Git-Fehler |
| 8 | Merge-UI | 🟡 | `MergeTask`-Hub-Methode + `MergeModalView` vorhanden, manueller Run nicht durchgespielt → `worktrees.state='merged'`, im Ziel-Repo `git log` zeigt Commit, `git worktree list` ohne Branch |
| 9 | Override-Parallelität | 🟡 | `OverrideSlotService`-Tests grün; UI-E2E nicht durchgespielt → `WorkerHub.GetActive` ≥ 2 Einträge bei Run+RunNow |
| 10 | Schedule | 🟡 | `QueuePicker`-Tests grün; UI-E2E nicht → `scheduled_for=now+2min` bleibt Queued, dann automatisch Running, `started_at >= scheduled_for` |
| 11 | Worker-Offline-Erkennung | 🟡 | `WorkerClient.OnServerConnectionClosed` + Auto-Reconnect implementiert (`WithAutomaticReconnect`); visuell prüfen: nach `taskkill` der Worker-Exe wechselt Statusbar in ≤ 5s auf „Offline", `RunNow`-Buttons disabled |
| 12 | Live-Stream | 🟡 | `ClaudeProcess` streamt NDJSON via `TaskMessage`-Event, UI hat `LiveTail`; visuell prüfen: während Run laufen ndjson-Zeilen ein |
| 13 | Wake-up (`WakeQueue` nach Anlage) | 🟡 | `QueueWaker.Wake()` wird bei Enqueue aufgerufen; visuell prüfen: Task wechselt in ≤ 1s auf Running (statt nach `queue_backstop_interval_ms`=30s) |

**Empfohlener Sprint:** Steps 3–7 in einem Rutsch durchspielen (alles non-UI), parallel daneben 8–13 visuell beim normalen App-Lauf abhaken.

### 1.1 Planning Sessions — Manual Verification (unverändert relevant)

Bedingt durch Slice "Planning B/C". Ablauf identisch zur alten open.md:

1. Manual-Task mit Title + TODO-Description anlegen.
2. Rechtsklick → **Open planning Session** → Windows Terminal mit Claude CLI öffnet.
3. In CLI: zwei Children via `mcp__claudedo__create_child_task` anlegen.
4. UI: Drafts erscheinen eingerückt, italic, mit `DRAFT`-Badge; Parent zeigt `PLANNING`-Badge.
5. Chevron klappt ein/aus.
6. CLI `finalize` → Children werden Queued (erste) bzw. Queued+BlockedBy (Rest); Parent flippt von `Active` auf `Finalized` (`PLANNED`-Badge); erste Child startet automatisch.
7. Neuer Planning-Task, Terminal ohne Finalize schließen → Rechtsklick öffnet Resume/Finalize-now/Discard-Modal.
8. Delete-Versuch auf Parent mit Children → freundlicher Fehlerdialog, kein Delete.

**Bekannte Follow-ups (non-blocking):**
- ⬜ `Border.badge.planned` (blau) ist in `IslandStyles.axaml` definiert, wird aber nie angewendet — `TaskRowView` behält die `planning`-Klasse für `Active` UND `Finalized`, daher amber statt blau bei finalisiert. Entweder Class-Swap auf `planned` bei `Finalized`, oder die unused Style+Brush entfernen.
- ⬜ Tote `Instance`-Statics auf `BoolToItalicConverter` und `BoolToDraftOpacityConverter` — `App.axaml` registriert via Resource-Dictionary, die statischen Members können weg.
- ⬜ `Ui.Tests` IWorkerClient-Fakes (`DetailsIslandPlanningTests`, `PlanningDiffViewModelTests`, `ConflictResolutionViewModelTests`) fehlen `OpenInteractiveTerminalAsync` und `QueuePlanningSubtasksAsync` — Constructor-Drift, Fakes auf gemeinsame abstrakte Basis rebasen.

### 1.2 Prime Claude — Manual Verification

Slice "Prime" (Recurrence-Scheduler).

1. Settings → Prime-Claude-Tab → Schedule mit `at: 09:00`, `every: workday`, `task_template: "Daily Standup"` anlegen.
2. Test mit verschobenem `IPrimeClock` (oder Schedule mit `at: now+1min`) → bei Trigger erscheint Toast/Footer-Notification „Prime fired", neuer Task entsteht in der Ziel-Liste.
3. Worker-Restart innerhalb des Schedule-Fensters → Catch-up läuft genau einmal (kein Doppelfeuer).
4. Schedule editieren → `next_due_at` wird neu berechnet; UI-Anzeige aktualisiert.
5. Schedule löschen → keine weiteren Trigger, keine ghost-Tasks.

### 1.3 Self-Update — Manual Verification (aus alter open.md, weiterhin gültig)

Voraussetzung: funktionierendes Gitea-Release unter `git.kuns.dev/releases/ClaudeDo` mit drei Assets — `ClaudeDo-<version>-win-x64.zip`, `ClaudeDo.Installer-<version>.exe`, `checksums.txt`.

1. Baseline-Version (z.B. `0.2.x`) normal installieren.
2. Neues Release `v0.3.0` mit frischem Installer + App-Zip + Checksums veröffentlichen.
3. App starten → Banner erscheint: `Update available: v0.2.x → v0.3.0`.
4. **Update now** klicken → App schließt, Installer öffnet im Update-Mode, läuft, restartet Worker.
5. App neu starten → Banner weg; `Help → Check for updates` zeigt kurz „You're up to date (v0.3.0)".
6. `v0.2.x`-Installer manuell starten → bietet Self-Update auf v0.3.0 an. **Update** → laufende Exe wird ersetzt, Wizard öffnet auf neuer Version.
7. Schritt 6 mit **Continue anyway** → Wizard öffnet ohne Self-Update.
8. Schritt 6 mit **Cancel** → Installer beendet ohne Aktion.
9. Network-Kill in App und Installer beim Start → silent fallback (kein Error, kein Banner).

---

## 2. UI-Polish

### 2.1 Folder-Picker für `Working Directory` ⬜
- **Datei:** `Views/ListSettingsModalView.axaml` + zugehöriges VM
- **Aktuell:** plain `TextBox` — Pfad muss getippt werden.
- **Soll:** Button „…" daneben → öffnet `IStorageProvider.OpenFolderPickerAsync`, schreibt Pfad ins Feld.
- **Aufwand:** klein.

### 2.2 Delete-Confirmation ⬜
- **Aktuell:** Listen/Tasks-Delete läuft direkt ohne Rückfrage. Datenverlust-Risiko.
- **Soll:** generischer `ConfirmDialog` (1× bauen, mehrfach nutzen), Mini-Dialog „Wirklich löschen?".
- **Aufwand:** klein.

### 2.3 Markdown-Rendering Result + Description ✅
- `Views/MarkdownView.axaml` + Detail-Pane verwenden Markdown.Avalonia.

### 2.4 Live-Log Auto-Scroll ⬜
- **Datei:** `Views/DetailsIslandView.axaml(.cs)` (Live-Tail-Section)
- **Aktuell:** ndjson-Zeilen werden angehängt, Scrollposition bleibt stehen.
- **Soll:** Sticky-Bottom-Pattern — bei jeder neuen Zeile `ScrollToEnd()`, solange User nicht manuell hochgescrollt hat. Attached-Behavior reicht.

### 2.5 Diff-Viewer 🟡
- `DiffModalView.axaml` + `PlanningDiffView` existieren; integriert für Planning-Merges.
- **Offen:** Task-Level-Diff (Worktree vs. main) noch nicht im Modal-Flow geprüft. Verwenden statt `Process.Start("cmd /k git diff …")`.

### 2.6 Status-Bar Active-Tasks Live-Update ⬜
- **Datei:** `ViewModels/StatusBarViewModel`
- **Risiko:** `RunNowCommand.NotifyCanExecuteChanged` triggert nicht pro Item bei Connection-Change.
- **Soll:** `WeakReferenceMessenger`-Connection-Change-Message; alle `TaskRowViewModel` lauschen.
- **Aufwand:** klein, muss sauber gemacht werden.

### 2.7 Settings-Dialog ✅
- `SettingsModalView` als `TabControl`, Tabs: General, Prime Claude, etc. Persistiert in `~/.todo-app/ui.config.json` und `worker.config.json`.

### 2.8 (NEU) Planning-Phase Badge-Farbe für `Finalized` ⬜
Siehe §1.1 — `planning`-Klasse bleibt amber, blauer `planned`-Style nicht angewendet.

### 2.9 (NEU) Tote Converter-Statics entfernen ⬜
`BoolToItalicConverter.Instance`, `BoolToDraftOpacityConverter.Instance` — siehe §1.1.

---

## 3. Worker-Robustheit

### 3.1 CLI-Preflight beim Worker-Start ✅
- `src/ClaudeDo.Worker/Lifecycle/ClaudeCliPreflight.cs` + Wiring in `Program.cs`. Tests: `tests/.../Lifecycle/ClaudeCliPreflightTests.cs`. Skippable via `CLAUDEDO_SKIP_CLI_PREFLIGHT=1`.

### 3.2 Worktree-Cleanup beim Anlege-Failed ⬜
- **Datei:** `src/ClaudeDo.Worker/Runner/WorktreeManager.cs`
- **Soll:** try/finally — bei Fehler zwischen `git worktree add` und DB-Insert `git worktree remove --force` als Best-Effort-Cleanup.
- **Aufwand:** klein.

### 3.3 Logging über file-Sink ⬜
- ILogger ist überall verdrahtet, aber kein File-Sink konfiguriert.
- **Soll:** Serilog oder `Karambolage.Extensions.Logging.File` — für Service-Modus zwingend, console-only ist im SCM-Fenster verloren.
- **Aufwand:** klein.

### 3.4 Tag-Negation / Exclusion ⬜
- Tags sind weiterhin rein additiv (`list_tags ∪ task_tags`). Nach Slice „Editierbare Tags" weniger dringend, aber nicht gelöst.
- **Soll:** entweder neue Tabelle `task_tag_exclusions` oder Prefix `!tag` im task_tags-Eintrag.
- **Aufwand:** mittel — Schema + Repo + Tests + UI.

---

## 4. Service-Deployment

### 4.1 Windows-Service-Hosting ✅
- `Program.cs` ruft `builder.Host.UseWindowsService(o => o.ServiceName = "ClaudeDoWorker")`.

### 4.2 Pfad-Auflösung absolut ✅
- `WorkerConfig.Load` expandiert `~`/`%USERPROFILE%` für alle Pfad-Felder.

### 4.3 Install-Skripte / Doku ⬜
- **Datei (neu):** `docs/install-service.md` ODER `scripts/install-service.cmd`
- **Inhalt:** `dotnet publish` + `sc.exe create` + `sc.exe failure` + Hinweis auf `obj=` (User-Account) wegen Claude-CLI-Session.
- **Aufwand:** klein.

### 4.4 Installer-Projekt ✅
- `ClaudeDo.Installer` (WPF) + `ClaudeDo.Releases` mit Pages/Steps/Core/Theme — Self-Update funktioniert (siehe §1.3).

---

## 5. Tests / CI

### 5.1 CI-Pipeline (Gitea Actions) ⬜
- **Datei (neu):** `.gitea/workflows/ci.yml`
- **Inhalt:** `dotnet restore` → `dotnet build` (csproj-weise wegen `.slnx`-Bug auf .NET 8) → `dotnet test`. Auf Push + PR.
- **Achtung:** Pipeline darf NICHT die `.slnx` als Build-Target nehmen — explizite csproj-Liste in einem checked-in Build-Skript.
- **Aufwand:** klein.

### 5.2 SignalR-Hub-Tests ✅
- `tests/ClaudeDo.Worker.Tests/Hub/PlanningHubTests.cs`, `AgentSettingsHubTests.cs` testen Hub-Methoden via Fakes (kein realer SignalR-Roundtrip, aber alle Code-Pfade abgedeckt).
- **Optional verbleibt:** echter Roundtrip-Test mit `WebApplicationFactory<Program>` + `HubConnectionBuilder` für End-to-End-Validierung der SignalR-Pipeline. Niedriger Mehrwert solange Fakes alle Methoden treffen.

### 5.3 Smoke-Test gegen echten `claude` ⬜
- **Datei (neu):** `tests/ClaudeDo.Worker.Tests/Runner/ClaudeProcessSmokeTest.cs`
- **Soll:** Real-CLI-Test mit `[Fact(Skip="...")]` ausgegraut, nur lokal aktiviert wenn `CLAUDE_AUTHENTICATED=1` Env-Var gesetzt ist.
- **Aufwand:** klein.

### 5.4 (NEU) ExternalMcpService-Tests ⬜
- `External/ExternalMcpService` hat 11 Tools, aber nur partielle Coverage in `tests/.../External/ExternalMcpServiceTests.cs`. Für jedes Tool mindestens einen Happy-Path + einen Error-Pfad ergänzen.

---

## 6. Dokumentation

### 6.1 README.md ⬜
- Komplett fehlt. Mind. 1× kurz: was ist es, wie starten (Worker + UI), wo Config, wie Self-Update.

### 6.2 docs/architecture.md 🟡
- In `plan.md` enthalten — entweder konsolidieren oder explizit ausgliedern. CLAUDE.md-Dateien pro Projekt sind aktuell de-facto-Architecture-Doc.

### 6.3 ADRs ⬜
- Vorschläge: „SignalR vs. SQLite-Polling für IPC", „Worktree pro Task", „TaskStateService als alleiniger State-Owner", „BlockedByTaskId statt Status='Waiting'", „External MCP als zweite WebApplication".
- **Aufwand:** klein, hilfreich für später.

### 6.4 (NEU) Mailbox-Proposal ⬜
- `docs/mailbox-proposal.md` ist als Vorschlag vorhanden, nicht implementiert. Entscheidung: bauen, droppen oder parken? Wenn droppen → Datei entfernen, sonst klare Roadmap.

---

## 7. Bekannte Code-Schulden / Smells

| Stelle | Issue | Status |
|---|---|---|
| `WorkerHub.GetActive` returnt `IReadOnlyList<object>` mit anonymen Typen | Sollte expliziter `ActiveTaskDto` sein, den Worker UND UI teilen | ⬜ |
| `TaskRunner` führt eine `if (list.WorkingDir != null)`-Verzweigung mitten in der Methode | Strategy-Pattern wenn die Methode wächst, aktuell noch klein genug | ⬜ |
| `App.Services` als public static `ServiceProvider` | Service-Locator-Antipattern, toleriert weil nur in `App.OnFrameworkInitializationCompleted` | ⬜ |
| Embedded `schema.sql` ohne Versionierung | Durch EF-Core-Migrationen ersetzt | ✅ |
| CRLF-Warnings beim Commit | `.gitattributes` mit `* text=auto eol=lf` (oder explizit pro Sprache) wäre sauberer | ⬜ |
| Tote Converter-Instances (`BoolToItalicConverter.Instance`, `BoolToDraftOpacityConverter.Instance`) | Per Resource-Dictionary registriert, Statics ungenutzt | ⬜ |
| 1 unausgeführter `// TODO` in `DetailsIslandViewModel` (`SendPromptAsync` ohne Hub-Methode) | Entweder Hub-Methode bauen oder TODO entfernen | ⬜ |

---

## 8. Improvement Plan (improvement-plan.md, Stand 2026-04-13)

| ID | Item | Status | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| IP-1 | UI ↔ Worker Auto-Reconnect | ✅ | `WorkerClient` mit `WithAutomaticReconnect()` + Reconnect-Handler |
| IP-2 | Listen-Modus „Notes" (non-autonomous) | ⬜ | Nach Slice „editierbare Status/Tags" weniger dringend (man kann jetzt einen Task ohne `agent`-Tag idle lassen), aber `lists.kind` als sauberer Mode-Switch fehlt. |
| IP-3 | Doppelklick öffnet Edit-Dialog | ✅ | `DoubleTapped`-Handler in `ListsIslandView`, `TasksIslandView` |
| IP-4 | Tag Multi-Select Control | ⬜ | Tags sind via Picker im Detail-Pane editierbar, aber kein dediziertes Multi-Select-Control mit Auto-Vervollständigung in Editor-Dialogen. |
| IP-5 | Rechtsklick-Kontextmenü | ✅ | Listen + Tasks haben Context-Menüs (Edit, Delete, Run Now, Show Diff, Merge, Cancel, Status, Tags) |
| IP-6 | Schema-Migration-Mechanismus | ✅ | EF-Core-Migrations + `__EFMigrationsHistory` |
| IP-7 | Status-Bar Reconnect-States | ✅ | `connected`/`connecting`/`reconnecting`/`offline` farbcodiert |
| IP-8 | Tag-Repository `GetAllKnownTagsAsync` | ✅ | `TagRepository.GetAllAsync` + `WorkerClient.GetAllTagsAsync` |

---

## 9. Empfohlene Reihenfolge für die nächsten Sessions

**Block 1 — Verification durchspielen** (kein neuer Code, nur Beweis):
1. §1.0 Steps 3–7 manuell (Smoke + E2E + Worktree + No-Changes + Kein-Repo) — ist die Pipeline wirklich lebendig?
2. §1.1 Planning-Walkthrough — nach den uncommitted Coordinator-Änderungen einmal durchspielen.
3. §1.2 Prime-Walkthrough — Schedule-Trigger einmal beobachten.

**Block 2 — Niedrig hängende UI-Polish** (eine Session):
4. §2.1 Folder-Picker
5. §2.2 Delete-Confirmation
6. §2.4 Live-Log Auto-Scroll
7. §2.6 Status-Bar Live-Update
8. §2.8 Planning-Badge-Farbe + §2.9 tote Converter weg

**Block 3 — Robustheit & Service-Deployment**:
9. §3.2 Worktree-Cleanup
10. §3.3 File-Sink-Logging
11. §4.3 Install-Skripte/Doku

**Block 4 — Sicherheitsnetz**:
12. §5.1 Gitea-Actions CI-Pipeline (csproj-weise)
13. §5.3 Smoke-Test gegen echten claude
14. §5.4 ExternalMcpService-Tests vervollständigen

**Block 5 — Dokumentation & Aufräumen**:
15. §6.1 README
16. §6.3 ADRs (mind. die fünf wichtigsten)
17. §6.4 Mailbox-Proposal: bauen/droppen entscheiden
18. §7 Smells: `ActiveTaskDto`, `.gitattributes`, TODO-Comment

**Block 6 — Optional / wenn Bedarf konkret wird**:
19. §3.4 Tag-Negation
20. §IP-2 Notes-Modus
21. §IP-4 Tag Multi-Select Control
